<div style="text-align:center"><strong>Maison du Parc de Luz St Sauveur</strong></div>
<br />
<span style="font-size:8px"><span style="color:rgb(32, 32, 32); font-family:arial,tahoma,verdana,helvetica"><strong>PHASE 1 : ETAT DES LIEUX</strong><br />
&nbsp;- R&eacute;union de lancement avec le ma&icirc;tre d&#39;ouvrage<br />
&nbsp;- Visite technique, relev&eacute; des compositions / syst&egrave;mes / factures&nbsp;<br />
&nbsp;- Analyse par cam&eacute;ra thermique et sondes de temp&eacute;rature&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;- Remont&eacute;e d&rsquo;informations par les occupants (questionnaire sur le confort thermique)<br />
<br />
<strong>PHASE 2 : ANALYSE / TRAITEMENT DES DONNEES</strong><br />
&nbsp;- Bilan thermique du b&acirc;timent avec moteur T H C E ex (RT2005 sur l&#39;existant)<br />
&nbsp;- Comparaison / calage par rapport aux factures r&eacute;elles<br />
<br />
<strong>PHASE 3 : ELABORATION DE PROGRAMME D&#39;AMELIORATION&nbsp;</strong><br />
&nbsp;- Simulation d&#39;am&eacute;liorations &eacute;nerg&eacute;tiques prioritaires<br />
&nbsp;- Regroupement des solutions suivants 3 sc&eacute;narios :</span></span>

<ul>
	<li><span style="font-size:8px"><span style="color:rgb(32, 32, 32); font-family:arial,tahoma,verdana,helvetica">30% d&#39;&eacute;conomie d&#39;&eacute;nergie</span></span></li>
	<li><span style="font-size:8px"><span style="color:rgb(32, 32, 32); font-family:arial,tahoma,verdana,helvetica">Label &quot;BBC r&eacute;novation&quot;</span></span></li>
	<li><span style="font-size:8px"><span style="color:rgb(32, 32, 32); font-family:arial,tahoma,verdana,helvetica">70% d&#39;&eacute;conomie d&#39;&eacute;nergie</span></span></li>
</ul>
<span style="font-size:8px"><span style="color:rgb(32, 32, 32); font-family:arial,tahoma,verdana,helvetica"><strong>PHASE 4 : ANALYSE FINANCIERE ET SYNTHESE</strong><br />
&nbsp;&nbsp;- Comparaison technico-financi&egrave;re<br />
&nbsp; - Calcul des temps de retours sur Investissement</span><br />
<br />
<span style="color:rgb(32, 32, 32); font-family:arial,tahoma,verdana,helvetica"><strong>PHASE 5 : RESTITUTION</strong><br />
&nbsp;- Remise d&#39;un rapport (sous 15j ouvr&eacute;s &agrave; partir de la date de visite technique)<br />
&nbsp;- R&eacute;union (~2h) de pr&eacute;sentation des r&eacute;sultats devant le ma&icirc;tre d&#39;ouvrage</span><br />
<br />
<em>Renseignements &agrave; fournir si possible par le ma&icirc;tre d&#39;ouvrage :&nbsp;Plans, factures energ&eacute;tiques des 5 derni&egrave;res ann&eacute;es</em></span>