<br />
<span style="font-size:8px"><strong>Etude de faisabilit&eacute; <u>du raccordement du b&acirc;timent D au syst&egrave;me de chauffage central du coll&egrave;ge</u></strong><br />
Le chauffage du b&acirc;timent D (anciennement &eacute;cole &eacute;l&eacute;mentaire) est ind&eacute;pendant du reste de l&#39;&eacute;tablissement. Il est effectu&eacute; par des accumulateurs &eacute;lectriques.<br />
Une tranch&eacute;e comprenant des fourreaux a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e il y a quelques ann&eacute;es entre le corps principal et ce b&acirc;timent. Elle pourrait contenir une r&eacute;servation pour le passage de r&eacute;seaux. A &eacute;tudier.<br />
Il s&#39;agira &eacute;galement de calculer la puissance de chauffe n&eacute;cessaire et pr&eacute;dimensionner le r&eacute;seaux d&#39;alimentation.<br />
L&#39;&eacute;tude comprendra:</span>
<ul>
	<li><span style="font-size:8px">R&eacute;colte des donn&eacute;es (factures d&#39;&eacute;lectricit&eacute; sur 3 ans, plans, audits)</span></li>
	<li><span style="font-size:8px">Visite sur site, relev&eacute;s compl&eacute;mentaires b&acirc;ti et installations</span></li>
	<li><span style="font-size:8px">Calcul de d&eacute;perditions du b&acirc;timent et cacul de la puissance &agrave; installer</span></li>
	<li><span style="font-size:8px">Faisabilit&eacute; technique de raccordement</span></li>
	<li><span style="font-size:8px">Pr&eacute;conisation et comparaisons de syst&egrave;mes de chauffe (&eacute;metteurs et distribution)</span></li>
	<li><span style="font-size:8px">Estimatif financier des pr&eacute;conisations et du raccordement</span></li>
	<li><span style="font-size:8px">Rapport d&#39;aide &agrave; la d&eacute;cision reprenant l&#39;ensemble des points c-dessus, et sur la base des consommations r&eacute;elles, calcul des temps de retour sur investissement.</span></li>
</ul>
<span style="font-size:8px">NOTA: l&#39;&eacute;tude de la r&eacute;novation de la chaufferie &eacute;tant en cours, cette &eacute;tude de faisabilit&eacute; sera men&eacute;e conjointement afin de pr&eacute;voir la puissance suffisante en chaufferie en cas de raccordement et de pr&eacute;programmer certains travaux (attentes etc.).</span>